\section{Schedule Driver}

The milestones of the \acs{AHEPaM} project are listed in table \ref{tab:milestones}

\begin{table}
\begin{center}
\begin{tabular}{ |c|c|c|c|c| } 
 \hline
 Date & Name & WP/Deliverable & Attendencies & Comments \\ \hline
 16.02.22 & KoM & n/a & CAU/ESA & \\ 
 4.04.22 & Requirements Discussion  & n/a & CAU/ESA & \\ 
 12.05.22 & Requirements Discussion & n/a & CAU/ESA & \\ 
 June 2023 & submission for DM PRR/DR & TN 1-11, MAM 1-3 & CAU &  \\ 
 July 2023 & DM DR & n/a & CAU/ESA & planned \\ 
 \hline
\end{tabular}
\caption{Milestones of the \acs{AHEPaM} project}
\label{tab:milestones}
\end{center}
\end{table}

